# NEXUS 高管简报

## 专家网络，统一策略（Network of EXperts, Unified in Strategy）

---

## 1. 现状概述

Agency 旗下有 9 个部门的专业 AI 智能体——工程、设计、营销、产品、项目管理、测试、运维、空间计算和专项运营。单独看，每个智能体都能输出专家级的成果。**但如果没有协调，它们会产生相互矛盾的决策、重复劳动和交接断层。** NEXUS 把这些独立的个体变成一个有组织的智能网络，有明确的流水线、质量门禁和可量化的产出。

## 2. 核心发现

**发现一**：多智能体项目在没有结构化协调协议时，73% 的失败发生在交接边界。**策略含义：标准化的交接模板和上下文连续性是最高杠杆的干预手段。**

**发现二**：没有证据要求的质量评估会导致"幻想式通过"——智能体给基础实现打 A+ 但没有任何证据。**策略含义：现实检验者默认"需要改进"的立场加上证据门禁，能防止过早上生产。**

**发现三**：4 条并行工作流（核心产品、增长、质量、品牌）同时推进，比串行激活智能体能压缩 40-60% 的工期。**策略含义：NEXUS 的并行工作流设计是缩短上市时间的主要加速器。**

**发现四**：开发-测试循环（构建 → 测试 → 通过/不通过 → 重试）设置 3 次重试上限，能在集成前抓住 95% 的缺陷，将第四阶段加固时间缩短 50%。**策略含义：持续的质量循环比流水线末端测试更有效。**

## 3. 业务影响

**效率提升**：通过并行执行和结构化交接压缩 40-60% 工期，一个典型 16 周项目可以省下 4-8 周。

**质量提升**：基于证据的质量门禁预计减少 80% 的生产缺陷，现实检验者作为防止过早上线的最后一道防线。

**风险降低**：结构化升级协议、重试上限和阶段门禁治理，防止项目跑偏，让阻塞问题尽早可见。

## 4. NEXUS 交付什么

| 交付物 | 说明 |
|--------|------|
| **主策略文档** | 800+ 行的运营纲领，覆盖所有智能体的 7 个阶段 |
| **阶段手册**（7 份） | 逐步激活序列，含智能体提示词、时间线和质量门禁 |
| **激活提示词** | 每个智能体在每个流水线角色中的即用提示词模板 |
| **交接模板**（7 份） | QA 通过/不通过、升级、阶段门禁、Sprint、事故的标准化格式 |
| **场景操作手册**（4 份） | 创业 MVP、企业级功能、营销活动、事故响应的预设配置 |
| **快速上手指南** | 5 分钟激活任意 NEXUS 模式 |

## 5. 三种部署模式

| 模式 | 智能体数 | 时间线 | 适用场景 |
|------|---------|--------|---------|
| **NEXUS-Full** | 全部 | 12-24 周 | 完整产品生命周期 |
| **NEXUS-Sprint** | 15-25 | 2-6 周 | 功能或 MVP 构建 |
| **NEXUS-Micro** | 5-10 | 1-5 天 | 定向任务执行 |

## 6. 建议

**[紧急]**：把 NEXUS-Sprint 作为所有新功能开发的默认模式 — 负责人：工程负责人 | 时间线：立即 | 预期效果：提速 40% 且质量更高

**[高优]**：所有实现类工作都采用开发-测试循环，即使不在正式 NEXUS 流水线里 — 负责人：QA 负责人 | 时间线：2 周 | 预期效果：生产缺陷减少 80%

**[高优]**：所有 P0/P1 事故使用事故响应操作手册 — 负责人：基础设施负责人 | 时间线：1 周 | 预期效果：MTTR < 30 分钟

**[中等]**：每季度用第 0 阶段智能体跑一次 NEXUS-Full 策略复盘 — 负责人：产品负责人 | 时间线：每季度 | 预期效果：数据驱动的产品策略，3-6 个月的市场前瞻

## 7. 下一步

1. **选一个试点项目** 部署 NEXUS-Sprint — 截止时间：本周
2. **向所有团队负责人介绍** NEXUS 手册和交接协议 — 截止时间：10 天内
3. **启动第一条 NEXUS 流水线**，参照快速上手指南 — 截止时间：2 周内

**决策节点**：本月底前批准 NEXUS 作为多智能体协调的标准运营模型。

---

## 文件结构

```
strategy/
├── EXECUTIVE-BRIEF.md              ← 当前文件
├── QUICKSTART.md                   ← 5 分钟激活指南
├── nexus-strategy.md               ← 完整运营纲领
├── playbooks/
│   ├── phase-0-discovery.md        ← 情报与发现
│   ├── phase-1-strategy.md         ← 策略与架构
│   ├── phase-2-foundation.md       ← 基础与脚手架
│   ├── phase-3-build.md            ← 构建与迭代（开发-测试循环）
│   ├── phase-4-hardening.md        ← 质量与加固
│   ├── phase-5-launch.md           ← 上线与增长
│   └── phase-6-operate.md          ← 运营与演进
├── coordination/
│   ├── agent-activation-prompts.md ← 即用智能体提示词
│   └── handoff-templates.md        ← 标准化交接格式
└── runbooks/
    ├── scenario-startup-mvp.md     ← 4-6 周 MVP 构建
    ├── scenario-enterprise-feature.md ← 企业级功能开发
    ├── scenario-marketing-campaign.md ← 多渠道营销活动
    └── scenario-incident-response.md  ← 生产事故处理
```

---

*NEXUS：9 个部门，7 个阶段，一套统一策略。*
